CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐOÀN PHÁT

https://www.xaydungdoanphat.com

Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, tạo đà tăng tốc dự án cao tốc

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc đi qua địa bàn.
Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, tạo đà tăng tốc dự án cao tốc

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã ký văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc tại những dự án cao tốc Bắc - Nam, thuộc thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong và dự án thành phần 2, 3 (DATP 2, 3) thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Trong đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ  khó khăn vướng mắc, không để tình trạng trì trệ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án trọng điểm quốc gia. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi công cho phù hợp tình hình thực tế, xử lý kịp thời các tồn tại để đẩy nhanh tiến độ.
 

15ec8ea5 9b6b 4f87 8eab 09f60a8d5bcc
Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
 

Theo báo cáo của BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư DATP3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1), đến ngày 2/7, giá trị thực hiện DATP3 mới đạt hơn 54% hợp đồng, chậm hơn 25% so với kế hoạch. Dù các đơn vị đã tổ chức thi công “3 ca 4 kíp” và tăng cường thiết bị, nhân lực, nhưng vẫn chưa bù đắp được phần khối lượng đã chậm, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung trong cao điểm thi đua “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km cao tốc”.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu, đơn vị giám sát, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và BQLDA6 chủ đầu tư DATP2, cùng các địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát nguyên nhân chủ quan, khách quan gây chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch điều chỉnh, củng cố công tác quản lý, điều hành trên công trường, đảm bảo thi công đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Nhà thầu chính, phụ phải tăng cường nhân lực, vật lực, thiết bị, tổ chức thi công linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ.

 

5b7219fa 960d 4cd6 9049 57bb0d451230
UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức “3 ca 4 kíp” tại các dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn.


UBND tỉnh cũng yêu cầu sớm giải quyết các vướng mắc về thủ tục GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện dân sinh và trụ điện 500kV, mỏ vật liệu, bãi thải... Ngoài ra, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở NN&MT cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập và phê duyệt phương án khai thác tài sản rừng, bàn giao đầy đủ mặt bằng còn lại, đồng thời có biện pháp ổn định nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát.

Các địa phương có dự án đi qua cần phối hợp chặt chẽ với BQLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và BQLDA6, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ kể cả trong ngày nghỉ.

Riêng đối với các vướng mắc liên quan đến dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025), nằm toàn bộ trên địa phận tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã Tuy An Bắc, Ô Loan, Tuy An Nam, Hòa Xuân; phường Bình Kiến, Tuy Hòa, Đông Hoà, Phú Yên phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, thống nhất giải pháp hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

 

 

Tác giả: Xây Dựng Đoàn Phát

Nguồn tin: tapchixaydung.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Contact Me on Zalo
Contact Me on Zalo